□ 목 표 ○ 군 종합장사시설 건립 (3기 이상 화장시설, 봉안당, 자연장지, 주민편의 시설) □ 이행방법 ○ 후보지 선정 절차 본격화 - 1차 심사 후보지 10곳에서 8곳으로 압축 - 2차 심사에서 현장 평가를 포함한 점수를 합산하여 하위 3곳 제외한 5개 지역 선정 계획 - 6월 말 확정되는 최종 5개 후보지의 주민 대상으로 공청회와 선진시설 벤치마킹, 주민 토론회 등 진행으로 12월까지 최종부지 선정 ○ 사업추진에 대한 부정적 인식전환 및 공감대 형성 - 지속적인 공설화장시설 건립 홍보, 주민설명회, 벤치마킹 추진 - 타당성 검토 단계 전부터 공론화 절차를 통한 의견수렴 과정 - 사업추진에 대한 충분한 정보공개로 절차적 문제요소 제거 ○ 갈등해소를 위한 단계별 주민 참여 유도 - 부지선정의 공정성 확보를 위해 선정과정에 반드시 주민 대표 참여 - 갈등 해소를 위한 소위원회 및 갈등 전문가 활용 ○ 건립추진위원회 및 소위원회의 적극 활용 - 건립추진위원회 : 종합장사시설 건립 모형 및 규모 심의·자문, 건립대상지 선정에 관한 심의·자문, 건립대상지 인접지역 주민지원 대책 심의·자문 - 소위원회 : 후보지 마을 선정 시 주민의견 수렴 및 대면 설득, 분야별 자문가로서의 역할 □ 이행기간 ○ 2025 ~ 2031 (2032년 개원 목표) □ 재원조달방안 등 ○ 국비, 도비, 군비