RDF description of 연제종합운동장 건립 추진
primary topic: 연제종합운동장 건립 추진

연제종합운동장 건립 추진
type: PublicPledge
pledge cont: □ 추진배경 ◦ 생활체육 수요의 지속적 증가에 따라 관내 전용구장을 포함한 종합형 체육시설 확충 필요 ◦ 부지 확보 제약 등 공공체육시설 공급 한계로 인한 지역 간 체육 인프라 격차 해소 및 생활권 중심의 균형있는 체육 환경 조성 □ 목 표 ◦ 연제구 물만골 일대 약 5,000평 규모로 인조잔디구장 및 관람석, 외곽순환 러닝트랙, 관리동(화장실,사무실 등), 주차장(50면), 기타 녹지 조성 =================================================================================== | ◦ 약 200여 억원 ▷ 토지 매입비, 공사비, 설계비, 감리비 등 | | ※ 건축기획용역 후 구체적인 추정 사업비 산정 가능 | | ※ 토목 공사 난이도 공정 및 산지전용허가 기준 충족에 따른 사업비 변동분 발생 시 추후 상승분 반영 필요 | =================================================================================== □ 이행방법 ◦ (‘26. 하반기) 건립 기본계획 수립, 중기지방재정계획 반영 ◦ (’27.~‘28.) 건축기획 용역, 타당성 조사 및 도시관리계획 심의 및 고시 ◦ (’29.~‘30.) 지방재정 투자심사, 설계공모 및 실시설계, 토지 보상 ◦ (’31.~‘32.) 공사 착공 및 준공 ======================================================================================== | ◦ 가용 면적이 넓고 경사가 완만한 부지를 중심으로 최적 입지를 선정하여 토목 및 사면 보강 공사비 최소화. | | ◦ 통합 인허가 전담 TF 구성 및 주민설명회 조기 개최를 통한 충분한 사전 소통 및 사업 필요성 공유 | | ◦ 관계기관 협의를 통한 계획도로 조기 개설 추진 및 대체 진입로 확보 방안 병행 검토 | | ◦ 보상 전담팀 구축 등 보상 협의률 극대화 및 수용 재결 최소화를 위한 선제적 협의 채널 운영 | ======================================================================================== □ 이행기간 ◦ 2026년 하반기 (계획수립 등) ~2031(공사착공), 2032년 준공 □ 재원조달방안 등 ◦ 특별 교부세와 특별조정교부금 최대 확보 ◦ 국·시비 확보를 위한 연계 공모사업 적극 발굴
pledge order: 1
pledge title: 연제종합운동장 건립 추진
public pledge of: Cnddt_100161507420260603
sort order: 0266