1. 목표 · 인구 40만 시대를 위한 토대 구축 - 주택 공급(총 6만호) 촉진 및 각종 규제(개발 행위, 토지 거래, 주택 청약 등) 완화를 통해 도시 발전의 최우선 요건인 큰 인구 규모를 조기 달성 2. 이행방법 · 강동 공공주택지구의 경우 지구계획 승인 직후 자재·공법 심의를 선시행 하여 약 2개월 기간 단축을 시키고, 조성공사의 ’긴급‘ 발주를 통해 입찰기간을 3개월에서 2개월로 조정해 ’22년 하반기 내 착공 · 대저 공공주택지구의 경우 ‘22년 하반기 내 공공주택지구 지정 및 시행자 고시를 완료해 곧바로 GB해제 및 지구계획 승인 고시, 이와 함께 주민협의체와 이주 및 생계대책 논의해 원활하게 보상 마무리 3. 이행기간 · 강동 공공주택지구 : ’22.5. 지구계획 승인 및 실시설계 → ‘22.7. 계약심사 및 기술심의 → ’22.8. 일상감사 → ‘22.8. 긴급 공사 발주 → ’22.10. 계약체결 및 착공 → ‘23년 토목공사 준공 · 대저 공공주택지구 : ’22.6. 중앙도시계획위원회 심의 → ‘22.9. 주택지구 지정 및 시행자 고시 → ’23.~‘24. GB해제, 지구계획 승인 고시 → ’24.~‘26. 감정평가 등 보상, 사업 시행 → ’29. 준공 4. 재원조달방안 등 · 강동 공공주택지구 : 총사업비 1,385억원 전액 LH 부담 · 대저 공공주택지구 : 총사업비 1조6,876억원 전액 LH 부담