○ 목표 구간 : 동탄~안성~진천국가대표선수촌~충북혁신신도시~청주국제공항 총사업비 : 2조2,466억원 주요내용 : 광역철도 신설(L=78.8km) ○ 이행방법 ‘19. 3. : 진천군.안성시.청주시 공동협약 체결 ‘19. 6. ~ `20. 12.: 타당성연구용역(한국교통연구원) ※ B/C 0.76 ‘21. 4. : 경기도·충북도·화성·안성·진천·청주 공동건의문 채택 ‘21. 4.~6. : 제 4차 철도망계획 공청회 초안 반영 및 최종 확정 ‘21. 上 : 「 제 4차 국가철도망구축계획( 2021~2030 ) 」확정·고시 ‘22. ~ ’24. : 사전타당성 예비타당성 조사 · 사전예비타당성 조사 조속 발주 건의 완료 ‘24. ~ ’27. : 기본계획 수립·고시/기본설계/실시설계 ‘28. ~ ’33. : 철도 건설사업 착공 및 준공 ○ 이행기간 사업기간 : 2021년~2033년 ○ 실현방안 등 수도권내륙선 광역철도 조기착공 로드맵을 설정하고 사전 이행절차 및 국가예산 반영 등 효율적 추진을 위한 인근 지자체 협력체계 구축 사업추진의 가장 중요한 요소인 경제성확보(교통수요유발)를 위해 인근에 중부권 최대의 관광단지 조성 추진